Du lịch Côn Đảo - Khách sạn côn đảo - Điểm tham quan côn đảo

https://www.condao.com.vn

UBND huyện Côn Đảo thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng hạ tầng phát triển du lịch năm 2021

UBND huyện đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội; trong đó phát triển thương mại, dịch vụ, gắn với đào tạo nghề để hỗ trợ cho du lịch, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
 
UBND huyện Côn Đảo thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng hạ tầng phát triển du lịch năm 2021
- UBND huyện khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới theo tinh thần Nghị quyết 01 của Chính phủ nên đã chủ động chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp vận tải đường thủy, đường bộ, …nghiêm túc thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch, tuân thủ quy định 5K.
1.2. Chủ động rà soát các dự án đầu tư công, đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ hoàn thành hồ sơ thủ tục và công tác giải ngân, bảo đảm khởi công mới tất cả các công trình trong 6 tháng đầu năm 2021, coi đây là một trong những động lực chính cho tăng trưởng
- Giải ngân vốn ngân sách nhà nước: Vốn ngân sách tỉnh đến tháng 7 ước giải ngân 82,477 tỷ đồng/329,950 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm; vốn XDCB phân cấp ước giải ngân 8,182 tỷ đồng/124,690 tỷ đồng, đạt 6,56% kế hoạch năm; vốn XDCB chuyển nguồn 11,887 tỷ đồng; vốn XDCB bố trí lại từ kết dư 2,192 tỷ đồng; vốn mua sắm, sửa chữa tài sản ước giải ngân 1,476 tỷ đồng/31,339 tỷ đồng, đạt 4,71% kế hoạch năm. Vốn sự nghiệp kinh tế ước giải ngân 53,732 tỷ đồng/203,787 tỷ đồng, đạt 26,37% kế hoạch năm.
- Tình hình triển khai 5 dự án, công trình quan trọng trên địa bàn đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lựa chọn gồm:
 + Xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Bến Đầm: Dự án khởi công ngày 19/04/2021, hoàn thành 19/04/2023. Nhà thầu đang triển khai thi công tuyến đường NB2 đạt 400m trong phần diện tích đã bàn giao mặt bằng. Về công tác BTGPMB: Đã tổ chức xong việc kiểm đếm cây rừng và kiểm kê đất của các tổ chức và hộ dân trong dự án.
 + Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1): Dự án khởi công ngày 20/4/2020, hoàn thành ngày 20/6/2022. Tiến độ thực hiện dự án: Hệ thống thu gom nước thải đã thi công đạt khối lượng 62% hợp đồng; Nhà máy xử lý nước thải: Sẽ khởi công sau khi chi trả tiền BTGPMB đợt 2. Trong tháng tới sẽ tiếp tục triển khai thi công các đoạn tuyến ống trên đường Nguyễn Huệ; Nguyễn Thị Minh Khai; Tôn Đức Thắng và chi trả tiền đền bù sau khi có Quyết định phê duyệt phương án đền bù.
+ Xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng giải pháp công nghệ đốt tại chỗ, áp dụng cho khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo: Đến nay, đơn vị đối tác chỉ mới đào đất hố móng và xây móng đá hộc bao quanh khu đất, thi công hạng mục hàng rào đá hoa cương, san mặt bằng, thi công nhà tạm mái tôn trong khuôn viên khu đất. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đã tham mưu UBND nhiều văn bản nhắc nhở và đôn đốc đơn vị triển khai thực hiện, tuy nhiên đối tác vẫn không triển khai thực hiện. Do Đối tác có văn phòng và xưởng sản xuất ở tỉnh Long An, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai nên việc vận chuyển trang thiết bị lắp đặt đang bị hạn chế, chưa vận chuyển ra huyện Côn Đảo lắp đặt do chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ tại các địa phương trên và tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
1.3 Về phát triển du lịch dịch vụ
- Đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/7/2021 về phát triển du lịch huyện Côn Đảo giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
- Tham mưu văn bản kiến nghị Sở ngành về nâng cao chất lượng, đảm bảo thông tin, viễn thông nội đảo, giữa Côn Đảo với trong nước và quốc tế: UBND huyện đã có Công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm có ý kiến kiến nghị các doanh nghiệp viễn thông có giải pháp khắc phục tình trạng mất tín hiệu sóng điện thoại di động và dịch vụ viễn thông, internet, ảnh hưởng đến hoạt động thông tin liên lạc của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao số lượng, chất lượng xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, chất lượng hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công: UBND đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, cung cấp thông tin mã thủ tục của Bộ thủ tục hành chính cấp huyện, xã trên cổng dịch vụ công Quốc gia, số lượng mã thủ tục hành chính theo quy định. Trong tháng, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã giải quyết 795 hồ sơ/818 hồ sơ (trong đó có 40 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4), đạt 97,1%. Đang giải quyết 23 hồ sơ, chiếm 3,9% (23 hồ sơ chưa đến hẹn giải quyết lĩnh vực đất đai, xây dựng, thi đua khen thưởng, chứng thực, hộ tịch, lưu thông hàng hóa). Không có hồ sơ quá hạn.
- Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Côn Đảo giai đoạn 2021-2025.
- Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến; Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế quản lý nhà trọ trên địa bàn huyện (Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 21/04/2020).
1.4. Về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên – môi trường, giao thông
- Đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/HU ngày 05/07/2021 về triển khai thực hiện khâu đột phá về tiếp tục chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp; thực hiện trật tự, văn minh đô thị.
 - Đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 05/07/2021 về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường huyện Côn Đảo, giai đoạn 2021 - 2025.
 - UBND huyện đã tổ chức họp chỉ đạo cơ quan, đơn vị giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án: Thu gom xử lý nước thải; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm; Nâng cấp đường Võ Thị Sáu; Hồ chứa nước Lò Vôi; Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm; Cụm công nghiệp Bến Đầm; Các tuyến đường trục chính xung quanh Khu tái định cư.
- Về quản lý quy hoạch: Tiếp tục triển khai thực hiện các Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo; đồ án Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo; đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Dịch vụ đô thị Bến Đầm (20 ha), Khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải – thuộc khu Trung tâm Côn Sơn (165ha), Thiết kế đô thị khu dân cư dịch vụ đô thị hiện hữu thuộc Trung tâm Côn Sơn, (70ha) ảnh hưởng lớn đến cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu quy hoạch và định hướng phát triển của huyện Côn Đảo trong thời gian tới.
 Đồ án Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 cấp huyện phải tạm dừng do phải chờ cập nhật Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu Cỏ Ống, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.
Phối hợp báo cáo, xin chủ trương Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh quy hoạch chung Côn Đảo: UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Côn Đảo đến 2045, Sở Xây dựng đang chủ trì triển khai lập quy hoạch.
- Xây dựng phương án tôn tạo, khai thác, sử dụng dãy phố cổ trục đường Nguyễn Huệ, Lê Duẩn phát triển sản phẩm du lịch: Ngày 25/01/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc hiện trạng, hiện đang tập hợp tài liệu để xây dựng phương án thiết kế.
- Triển khai hoàn thành sớm Dự án Cảng tàu khách Côn Đảo góp phần chỉnh trang đô thị: Ngày 26/04/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần còn lại của Dự án Cảng Tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo. Hiện đang Lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán (TKBVTC-TDT) trong 20 ngày. Dự kiến khởi công xây dựng công trình vào cuối tháng 10/2021; hoàn thành và đưa vào sử dụng trong cuối tháng 10/2022.
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây